Description;Date de début;Date échéance
Sprint 1 - Initialisation: Environnement de développement Flutter/PHP, Structure BDD, Configuration d'API;07/04/2025;11/04/2025
Sprint 2 - Base de données: Initialisation de la BDD centrale et des scripts d'importation, Scripts SQL de migration;14/04/2025;18/04/2025
Sprint 3 - API Core: Développement des modules principaux de l'API (authentification, utilisateurs, amicales);21/04/2025;25/04/2025
Sprint 4 - Import Open Data: Scripts d'import pour bases Adresses, SIRENE, Bâtiments, OpenStreetMap;28/04/2025;02/05/2025
Sprint 5 - Widgets communs I: Formulaires (passage, amicale, membre, opération, secteur);05/05/2025;09/05/2025
Sprint 6 - Widgets communs II: Cartes MapBox avec gestion des markers et secteurs;12/05/2025;16/05/2025
Sprint 7 - Widgets communs III: Graphiques statistiques (Fl_chart) pour connexions, passages, opérations;19/05/2025;23/05/2025
Sprint 8 - Partie publique: Page d'accueil et système authentification/enregistrement;26/05/2025;30/05/2025
Sprint 9 - Partie utilisateur I: Page principale et statistiques;02/06/2025;06/06/2025
Sprint 10 - Partie utilisateur II: Historique et communication;09/06/2025;13/06/2025
Sprint 11 - Partie utilisateur III: Carte et formulaire passage;16/06/2025;20/06/2025
Sprint 12 - Partie admin I: Page principale et amicale;23/06/2025;27/06/2025
Sprint 13 - Partie admin II: Membres et communication;30/06/2025;04/07/2025
Sprint 14 - Partie admin III: Connexions et carte;07/07/2025;11/07/2025
Sprint 15 - Partie admin IV: Opérations et statistiques;14/07/2025;18/07/2025
Sprint 16 - Super admin: Page clients et fonctionnalités spécifiques;21/07/2025;25/07/2025
Sprint 17 - Intégration paiement: Stripe pour abonnements et packs SMS;28/07/2025;01/08/2025
Sprint 18 - Système communications: Emails (SMTP, queue, vérification) et SMS (OVH);04/08/2025;08/08/2025
Sprint 19 - Tests et corrections: Tests fonctionnels, corrections de bugs, optimisation;11/08/2025;15/08/2025
Sprint 20 - Finalisation: Documentation, déploiement final, préparation livraison;18/08/2025;22/08/2025