Description,Start_Date,Due_Date
1. Configuration du projet Flutter et mise en place de l'architecture,2025-04-01,2025-04-04
2. Configuration de l'API PHP8.3 et base de données MariaDB10.11,2025-04-01,2025-04-04
3. Mise en place du script d'import de la base nationale des adresses,2025-04-01,2025-04-04
4. Développement de la page publique de présentation,2025-04-07,2025-04-11
5. Développement des pages de login/register et récupération de mot de passe,2025-04-07,2025-04-11
6. Intégration de Hive pour le stockage local des données,2025-04-14,2025-04-18
7. Développement de la page principale utilisateur,2025-04-14,2025-04-18
8. Intégration de MapBox et configuration initiale des cartes,2025-04-21,2025-04-25
9. Développement de la page statistiques utilisateur avec Fl_chart,2025-04-21,2025-04-25
10. Développement de la page historique utilisateur,2025-04-28,2025-05-02
11. Développement de la page communication utilisateur,2025-04-28,2025-05-02
12. Développement de la page carte utilisateur et visualisation des secteurs,2025-05-05,2025-05-09
13. Développement du formulaire de passage et gestion des coordonnées,2025-05-05,2025-05-09
14. Intégration de Stripe pour les paiements en ligne,2025-05-12,2025-05-16
15. Développement de la génération et envoi des reçus PDF par mail/SMS,2025-05-12,2025-05-16
16. Développement de la page principale admin amicale,2025-05-19,2025-05-23
17. Développement de la page amicale et gestion du logo,2025-05-19,2025-05-23
18. Développement de la page membres avec import/export,2025-05-26,2025-05-30
19. Développement de la page communication admin,2025-05-26,2025-05-30
20. Développement de la page connexions et graphiques,2025-06-02,2025-06-06
21. Développement de la page carte admin avec filtres,2025-06-02,2025-06-06
22. Développement de la page opérations et gestion des secteurs,2025-06-09,2025-06-13
23. Développement du traçage des secteurs sur la carte,2025-06-09,2025-06-13
24. Développement des exports au format Excel,2025-06-16,2025-06-20
25. Développement de la page statistiques admin,2025-06-16,2025-06-20
26. Développement de la page clients pour super admin Geosector,2025-06-23,2025-06-27
27. Développement de la gestion des abonnements et facturation PDF,2025-06-23,2025-06-27
28. Tests et débogage de l'application mobile,2025-06-30,2025-07-04
29. Tests et débogage de l'interface web,2025-06-30,2025-07-04
30. Finalisation et déploiement de l'application,2025-07-07,2025-07-11
31. Publication sur App Store et Play Store,2025-07-14,2025-07-18
32. Documentation et formation,2025-07-21,2025-07-25
