Subject,Start Date,Start Time,End Date,End Time,All Day Event,Description,Location,Private
"GEO - Développement de la page Communication pour les utilisateurs",01/05/2025,08:30,01/05/2025,12:30,FALSE,"Implémentation du widget de chat pour la communication d'équipe. Création de l'interface pour répondre aux mails clients. Intégration avec les repositories pour la gestion des données.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Finalisation Widget Carte MapBox (partie utilisateur)",03/05/2025,08:30,03/05/2025,12:30,FALSE,"Développement des fonctionnalités de visualisation des secteurs d'activité, visualisation des passages, sélection de passages près de la position et création de passage sur clic. Implémentation de la détection de la position utilisateur.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Formulaire de passage avec intégration Stripe (partie 1)",05/05/2025,08:30,05/05/2025,12:30,FALSE,"Conception du widget Formulaire de passage. Implémentation des champs et validations. Mise en place de la logique de collecte des données. Préparation pour l'intégration de Stripe.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Formulaire de passage avec intégration Stripe (partie 2)",07/05/2025,08:30,07/05/2025,12:30,FALSE,"Intégration de Stripe pour le paiement en ligne. Configuration du client Stripe dans Flutter. Gestion des paiements et des erreurs. Tests des transactions.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement du système d'envoi de reçus PDF par email et SMS",09/05/2025,08:30,09/05/2025,12:30,FALSE,"Mise en place de la génération de reçu au format PDF. Intégration avec le service d'emails. Configuration de l'envoi de SMS via l'API OVH. Tests des envois.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Implémentation des widgets statistiques communs",11/05/2025,08:30,11/05/2025,12:30,FALSE,"Développement des widgets de graphiques (passages, règlements). Implémentation du filtrage par période (jour/semaine/mois). Configuration de l'affichage responsive.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Principale",13/05/2025,08:30,13/05/2025,12:30,FALSE,"Création de la page principale d'administration avec synthèse des passages par secteur et utilisateur. Implémentation du graphique des passages des deux dernières semaines.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Amicale",15/05/2025,08:30,15/05/2025,12:30,FALSE,"Implémentation du formulaire d'informations de l'amicale. Upload de logo. Gestion des abonnements avec l'intégration STRIPE. Configuration des packs SMS.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Membres",17/05/2025,08:30,17/05/2025,12:30,FALSE,"Création de l'interface de gestion des membres. Upload des badges. Fonctionnalités d'import/export de listes. Gestion de réinitialisation des mots de passe.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Communication",19/05/2025,08:30,19/05/2025,12:30,FALSE,"Implémentation du système de chat pour l'équipe. Intégration avec l'API pour la communication avec Geosector. Tests de communication.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Connexions",21/05/2025,08:30,21/05/2025,12:30,FALSE,"Création de l'interface de consultation des connexions. Implémentation du graphique sur 5 mois. Filtrage par membre. Optimisation des requêtes API.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Opérations (partie 1)",23/05/2025,08:30,23/05/2025,12:30,FALSE,"Conception de l'interface de gestion des opérations. Implémentation de la sélection de l'opération active. Gestion des secteurs (couleurs, titres, membres).","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Opérations (partie 2)",25/05/2025,08:30,25/05/2025,12:30,FALSE,"Développement de l'interface pour tracer les secteurs sur la carte. Affichage des passages selon l'historique. Intégration avec les modules existants.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Opérations (partie 3)",27/05/2025,08:30,27/05/2025,12:30,FALSE,"Implémentation de l'affichage des membres actifs avec leurs statistiques. Exportation des données au format Excel. Tests d'intégration complets.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Statistiques",29/05/2025,08:30,29/05/2025,12:30,FALSE,"Création des graphiques d'activité par secteur, par membre et par période. Implémentation des filtres dynamiques. Tests et optimisation des performances.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement de la page Admin - Clients (Super Admin)",31/05/2025,08:30,31/05/2025,12:30,FALSE,"Implémentation de la liste des amicales avec recherche. Gestion des amicales en démo. Interface de création/suppression d'amicales. Consultation des statistiques.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement des scripts d'importation de données Open Data (partie 1)",02/06/2025,08:30,02/06/2025,12:30,FALSE,"Conception et développement des scripts PHP pour l'importation hebdomadaire de la base ADRESSES et SIRENE. Configuration des tâches planifiées. Tests d'importation.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement des scripts d'importation de données Open Data (partie 2)",04/06/2025,08:30,04/06/2025,12:30,FALSE,"Conception et développement des scripts PHP pour l'importation hebdomadaire de la base BATIMENTS et OpenStreetMap. Optimisation des requêtes SQL. Tests d'intégration.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Implémentation du système de chiffrement des données sensibles",06/06/2025,08:30,06/06/2025,12:30,FALSE,"Configuration du chiffrement des mots de passe avec Argon2. Mise en place du chiffrement AES-256 pour les données sensibles. Tests de sécurité.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement du système de gestion des emails et file d'attente",08/06/2025,08:30,08/06/2025,12:30,FALSE,"Implémentation de la queue des emails en base de données. Création du script de traitement de la queue. Développement du système de gestion des retours d'emails.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Développement du système de gestion des SMS via OVH",10/06/2025,08:30,10/06/2025,12:30,FALSE,"Configuration de l'intégration avec l'API SMS OVH. Implémentation de la gestion des packs SMS. Tests d'envoi et de réception de SMS.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Création du site vitrine Svelte (partie 1)",12/06/2025,08:30,12/06/2025,12:30,FALSE,"Configuration initiale du projet Svelte. Développement de la page d'accueil avec présentation de la solution. Conception des composants de base.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Création du site vitrine Svelte (partie 2)",14/06/2025,08:30,14/06/2025,12:30,FALSE,"Développement des sections de présentation des fonctionnalités. Implémentation du lien vers l'App Store et Play Store. Intégration des captures d'écran.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Création du site vitrine Svelte (partie 3)",16/06/2025,08:30,16/06/2025,12:30,FALSE,"Implémentation du formulaire de contact. Développement des pages légales (mentions légales, conditions d'utilisation). Mise en place de la gestion des cookies.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Intégration de l'authentification et des liens entre site vitrine et application",18/06/2025,08:30,18/06/2025,12:30,FALSE,"Développement des liens entre le site vitrine et l'application Flutter. Configuration du formulaire de connexion et d'inscription. Tests d'intégration.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Tests utilisateurs et débogage global (partie 1)",20/06/2025,08:30,20/06/2025,12:30,FALSE,"Procédure de tests utilisateur sur les fonctionnalités principales. Identification et correction des bugs. Améliorations de l'interface utilisateur.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Tests utilisateurs et débogage global (partie 2)",22/06/2025,08:30,22/06/2025,12:30,FALSE,"Tests des parcours utilisateurs complexes. Vérification de la synchronisation des données. Optimisation des performances. Corrections de bugs.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Optimisation des performances et de la taille de l'application",24/06/2025,08:30,24/06/2025,12:30,FALSE,"Analyse des performances. Optimisation du code Flutter. Réduction de la taille de l'application. Amélioration des temps de chargement.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Documentation technique et guide utilisateur",26/06/2025,08:30,26/06/2025,12:30,FALSE,"Rédaction de la documentation technique détaillée. Création du guide utilisateur avec captures d'écran. Préparation des ressources pour la formation.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Préparation du déploiement et configuration des environnements",28/06/2025,08:30,28/06/2025,12:30,FALSE,"Configuration des environnements de production. Préparation du déploiement sur les stores (AppStore, PlayStore). Configuration du serveur web et de la base de données.","Bureau D6SOFT",FALSE
"GEO - Finalisation et préparation au lancement",30/06/2025,08:30,30/06/2025,12:30,FALSE,"Derniers tests d'intégration. Vérification des configurations de sécurité. Préparation des scripts de déploiement. Planification du lancement.","Bureau D6SOFT",FALSE